〖熱気を帯びる現場〗
2018年8月 イーター建設地
熱波による混乱に見舞われるヨーロッパですが、イーター建設サイトは平常通り稼働しています。
建設現場中心部では、日中２回のフルワークシフトに加えて、夜間に翌日の作業に備えて足場や型枠の移動を行う3シフト体制で建設チームが作業を進めています。
トカマク建屋中心部にある生体遮へいは今年初めに完成しました。仮で備え付けられている現在の蓋は、最終的には取り外されます。
30メートルの高さの生体遮へい内部では、46箇所にも及ぶポート用開口部が特徴的な概観を見せています。
底の部分には取付専用レールを伴った王冠型のコンクリートの輪が敷かれ、組立工程の皮切りとなる、低温保持装置の土台の取り付けが近々始まります。
トカマク複合施設の左右には、計測建屋及びトリチウム建屋の壁が姿を現しました。
計測建屋の地下内部では、複数の金属製の埋め込みプレートが床、壁、天井に独特な模様を形成しています。
組立建屋内部では、二体のうち一体目の真空容器のセクター用組立ツールが翼を広げるかのように出番を待っています。
このツールは2つのトロイダル磁場コイルと熱遮へい壁および真空容器の1セクターを、トカマク建屋に移動する前に組立建屋内部で事前に組み立てる役割を担います。
組立建屋入り口では、中国で製造された6つのうち3つの圧力制御タンクが最終据付場所である排水タンク室へ運ばれるのを待っています。
数メートル離れた別の組立棟では、低温保持装置の組み立てが進行中です。
検査の後、装置の壁を構成している円弧状の各セグメントは一旦分解され、高性能プラズマトーチによって調整が施されました。
一方で、装置のシリンダー下部の組み立てが完了しました。
現行の作業が終わり次第、インドから到着予定のシリンダー上部を組み立てるスペースを確保するため、完成した低温保持装置のシリンダー下部および中間部分は組立棟から安全な一時保管場所へ移動されます。
重い部品を専用の保管場所へ移動するために、施設までの道は航空機の輸送にも耐え得る特別なアスファルトで舗装されました。
PFコイル現地巻線工場でも進展がありました。
冷却テスト用の低温保持装置が組み立てられる隣では、第5番PFコイル用真空含浸装置の準備が整いました。
超伝導コイルを80K (約-193℃)に冷却して行われる性能テストは、コイル製造工程の最終段階です。
実際に稼働する際に起こり得る熱応力などの条件を再現します。
ここ数か月の内に様々な活動がヘリウム冷凍機建屋周辺で行われました。
ヘリウム冷凍機建屋の外側と内側に大型タンクが据付られました。ドローンでさえ入り込めないほど、中はぎっしりと詰め込まれています。
強力なコンプレッサーと世界最高レベルの極低温冷凍器に必要な装置が、5,400 m²に及んで床から天井まで詰め込まれています。
それでは、また秋にお目にかかりましょう。
2018年8月 イーター機構
