징크 첫 번째 시간입니다
징크 발주하기
첫 번째는 들어가는 부재를 알아야 됩니다
그 다음에 들어가는 부재를 알았다면
도면을 그릴 줄 알아야 합니다
어떤 부재를 어떻게 길이는 어떻게  한다
세 번째는 실측하기 입니다
강판의 폭을  알고 그것을 나누기 해서
갯수를 파악하고 주문을 할 줄 알아야 되겠지요
싱글 락 스탠딩 심
흔히 말하는 돌출 지붕입니다
오늘 이 시간은 징크 발주하기 편
첫 번째, 들어가는 부재 알기
두 번째, 도면 그리기
세 번째 실측하기
들어가는 부재 알기는
첫 번째는 지붕 전체 상부를 덮는 강판
흔히 말하는 징크판이 되겠습니다
실사를 보기전에
스케치업으로 주택을 단순화 시켰습니다
들어가는 부재를 설명드리기 위해서
이렇게 주택을 단순화 해서 보여드리도록 하겠습니다
첫 번째 부재는
지붕 면 전체를 덮는 강판이 있겠죠
싱글 심 돌출 지붕강판
기본적인 지붕의 강판 폭은
(전국적으로) 거진 같다고 보시면 되는데
징크 판을 접어주는 절곡집에
확인을 한 번 해보시는 것이 좋습니다
제가 이번에 맞춘 곳은 정확하게 425mm인데
실제적으로 시공을 했을때 430폭 정도가 나옵니다
밀착을 꼭꼭 하지 않는 다면은
그 폭은 조금 더 늘어나게 됩니다
그래서(첫 번째 부재는) 전체적으로 덮는 지붕 강판이 되겠죠
징크판은
전체길이에
유효 폭을 나누면 됩니다
430을 나누면 됩니다 일반적으로 430인데 정확하게는 425 정도가 나옵니다
절곡집에서 확인을 한 번 해보시는 것이 좋습니다
전체 길이가
이 주택은 5200이에요
5200 나누기 430
12.09가 나옵니다 12장이 들어가고 (지붕 면이) 조금 남습니다
그렇게 된다면 13장을 주문해야 합니다
부재 두번째는
측면
마감하는 폐샤라고 합니다
폐샤 후레싱이 (4면 모두) 들어갑니다
세 번째는
지붕 강판과 폐샤를 이어주는 T후레싱 입니다
이쪽에(경사진 측면) T후레싱을 넣고 마감을 하기도 하는데
제 같은 경우에는
하단과 쉐이드 지붕에서는 상단에 T후레싱을 넣고
측부에는 T후레싱을 넣지 않습니다
(가장자리 강판) 심높이 만큼 25미리 길게 잘라 위로 절곡합니다
마감하는 측면(폐샤)은 강판 절곡 부위를 덮는 구조로 해서
제 같은 경우에는 마무리 짓습니다
후레싱은(T후레싱 포함) 3미터로 생산이 됩니다
갯수를 구할 때 3미터로 나눠서 구하면 됩니다
5200이기에 3미터 하나 들어가고 나머지 잘라 넣어면 됩니다
지붕 아래 위, 각 두개가 들어 갑니다
위에와 아래는 다르게 들어 갑니다
조금뒤 부재 도면 그리기에서 자세히 설명드리겠습니다
강판은 별도의 스케치가 없습니다
도면을 그릴 필요가 없이
길이와 갯수만 표기 해주면 됩니다
아연도강판
길이
 
 
 
이렇게만 표기를 해주면 됩니다
폐샤는 아래와 위, 측면이 다릅니다
아래와 위는 같은 모양으로 들어갑니다
 
 
 
동그라미 친 부분은 안쪽으로 접히는 부분입니다
짬이 된다 라고 합니다
이 모양은 상부와 하부에 들어갑니다
서브폐샤가 (투바이) 구조목이면 40미리 입니다
위에는
쉐이드 형의 지붕은 상부에는 하부보다 길이가 길어야 합니다
상부에는 서까래가 경사가 지므로해서 합의(HAP) 길이가 되겠죠
하이 어보브 플레이트(Height Above Plate)
합의 높이로 계산 해야합니다
징크 밑에 델타멤버레인등 다른 부재가 들어간다면 그 두께도 고려해야합니다
이 높이는 보통 180~200미리 입니다
상부에는 T후레싱이 덮히기 때문에 짬을 주지 않습니다
아랫 부분만 짬을 줍니다
양 측면에 들어가는 폐샤는
앞에 부재 설명에서 말씀드렸다 시피
가장자리에 끝나는 (징크판은) 모서리를 위로 절곡해서 올립니다
절곡한 25미리를(폐샤가) 올라 타야 합니다
양 측면에 들어가는 폐샤입니다
이 현장은 이 길이가(폐샤 폭이)
230정도가 나왔습니다(델타멤버레인 두께 제외)
아래 폭은 (다른 폐샤와) 똑 같습니다
위에 사이즈는
최소 10에서 15미리
15미리가 절곡하기 수월합니다
 
지붕이 이렇게 되겠죠
징크 마지막 부분은 절곡을 해가지고 이렇게 됩니다
 
끝을 절곡해서 올리고
양 측면의 폐샤는 올라타서
돌출 집게로 집어서 마무리 됩니다
T후레싱 입니다
쉐이드 형의 지붕에서
두 가지 라고 말씀드렸습니다
이 쪽 부위는
 
짬은 안쪽으로 줍니다
나오는 (돌출부위) 곳은 25 미리
내려가는 쪽은 50 미리
상부는 80~100 미리 입니다
100미리 정도 하면 T후레싱이 놀지가 않습니다
못 자리를 충분하게(두 줄로) 가질 수 있습니다
이 위에 들어가는 부위는
이것과 그림이
반대가 되면 됩니다
 
 
길이는 같습니다
 
 
 
 
 
코너 후레싱은
이렇게 그리면 됩니다
100에 100
코너 후레싱은 아주 쉽습니다(벽과 지붕이 만나는 곳에 들어 갑니다)
부재의 도면 그리기를 마치겠습니다
한 쪽만 재면 안되고
좌우로 모두 재봐야 합니다
 
 
길이가
좌우로 재어서
골조가 특별하게
잘못되지 않은 이상은 5미리 이내에 맞을 것입니다
 
정치수가 나왔으면은
3780이 나왔는데
상부 마감 절곡 25미리+하부 후레싱 마감 50미리=75미리
물매가 잡히는 하단에는 T후레싱이 들어갑니다
 
T후레싱을 (감싸며) 절곡이 되어 마감이 됩니다
상부 25 미리
하부는 25 미리 나오고 또 접어 넣어야 하므로 50미리
총 합은 75미리를 더해 주면 됩니다
 
 
T후레싱이 내려오고 (폐샤 후레싱은 서브폐샤 아래에서 위로) 끼워 넣으면 됩니다
 
T후레싱에 감추어지는 곳에 (못, 피스) 고정을 하면 됩니다
T후레싱은 상부에서 고정을 합니다
 
 
 
3미터 길이로 생산이 됩니다
 
 
측면 마감이 어떻게 되는냐 하면은
(지붕판을 덮어) 오다가 보면은
 
징크판이 딱 맞게 잘 끝나지 않겠지요
조금 많이 남기도 적게 남기도 할 겁니다
25 미리를 (지붕 끝 보다)  패스 시켜서 자르고 위로 절곡을 합니다
 
밑에 덮는 쪽에서(폐샤를 강판 절곡 부위에) 접어서 마무리 되는 방식입니다
(폐샤 폭은) 투바이에잇에 합판(오에스비) 두께 더해져서 약 8인치가 됩니다
(절곡되는 높이) 25미리를 더해 줍니다
 
 
쉐이드지붕 상단도 T후레싱으로 마무리 합니다
그렇다면은
(아래 위) 50미리+50미리 100미리를 더해주어야 합니다
 
자를 걸은 부분과 맨 바깥은 차이가 있습니다
차이를 더해줍니다
상부도 T후레싱이 들어가고
하부도 T후레싱이 들어갑니다
 
상하부 각 50미리 더해서 100미리를 더래주면 됩니다
코너가 지는 지붕
꺽이는 지붕에서는
꺽이는 곳을 기준으로 해서  시공을 해도 좋습니다
이때 주의할 점은
마지막 장이 아주 협소하게 떨어질 때는
그렇게 해서는 안됩니다
마지막 장이 50미리가 남는 다든지
100미리가 남는 다든지
이렇게 (짧게) 남을 때는 날개를 25미리 키워서 절곡 하기가 곤란합니다
이럴때는 장수를 한 장 더 늘려가지고
(스타트를) 밖으로 절반 정도 걸쳐서 (시작을) 할 수 있도록 합니다
